LM4标完成全部路面面层施工任务

日期：2010年11月25日   来源：LM4   供稿人：王雅静

在前线指挥部、筹建处、总监办及JL6驻地办等各级领导大力支持和帮助下，我标于11月25日下午三点，顺利完成全部路面面层施工任务。

为了按时完成路面施工任务，项目部以抢时间、促进度、稳质量、保目标为中心，克服八月份频繁的雨水天气阻挠及后期原材料供应紧张、试验段较多等困难，在筹建处和前线指挥部组织的“大战一百天，攻坚保目标”的百日大决战劳动竞赛中，不断加大人员、机械设备投入，同时灵活应对各种情况，不断优化施工组织设计，合理安排各种人力、物力、财力，发扬蚂蚁精神，保证了通车目标的实现。

在百日决战的关键时期，我标共完成水泥稳定碎石基层89.78km，主线沥青混凝土下面层45.816km，中面层26.86km,上面层20.67km，以精细化管理措施赢得了质量、安全双丰收的硕果，为全线建成通车奠定了坚实的基础。

经过一年的努力，投入到大广高速公路衡大段LM4项目建设中的一批技术骨干在奉献自己聪明才智的同时，也为自己的职业生涯画上了光彩夺目的一笔。感谢各级领导给予我们这次展现才华的机会，感谢大广高速给予我们丰富实战经验的平台！汇聚了千万建设者热血与汗水的大广高速是我们的荣耀，愿大广高速明天更美好！